Sở Xây dựng Lai Châu

https://sxd.laichau.gov.vn

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km26+250 đến Km26+800, quốc lộ 4D

Chiều ngày 27/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km26+250 đến Km26+800, quốc lộ 4D

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại công trường thi công, đồng chí Bùi Quang Vinh - Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo Đoàn công tác về một số đặc điểm tình hình về công tác thi công, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ quá trình thi công.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình thi công dự án

Công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông Km26+250 đến Km26+800, Quốc lộ 4D được phê duyệt theo Quyết định 1369/QĐ-CĐBVN ngày 04/3/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam; công trình do Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn là 11,13 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ ngày 28/4/2025-28/12/2025.

Mục tiêu chính của công trình là cải tạo, mở rộng nền, mặt đường và các nhánh vào nút giao; hoàn trả hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông. Điểm nổi bật của công trình là điều chỉnh đảo giao thông từ dạng tam giác sang dạng tròn bán kính 16m kết hợp 3 đảo phụ tam giác tại 3 nhánh giao để phân luồng đi theo vòng xuyến, giảm va chạm giao thông.

Đến nay, công trình đã hoàn thành 46% giá trị, tương đương với nguồn vốn giải ngân là 5,1 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã tiến hành kè bê tông, rãnh dọc, trụ chân đèn; đào đắp mở rộng nền mặt đường theo cao độ thiết kế và đang triển khai 54% giá trị công trình còn lại.

Công trình có 12 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng với giá trị đền bù là 600 triệu đồng (1 hộ tái định cư). Khó khăn hiện nay là các hộ dân yêu cầu phúc khảo lại diện tích đất, chưa đồng ý với đơn giá đền bù. Công tác giải phóng mặt bằng đang bị gián đoạn do chuyển đổi chính quyền; vẫn còn 1 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, điều kiện thi công trên đường đang khai thác, địa chất phức tạp. Các đơn vị liên quan phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch ngày 28/12/2025.

Trong quá trình kiểm tra thực tế tại công trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm giải quyết khẩn trương vấn đề về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ quá trình thi công; tiến độ đền bù đến đâu, đơn vị nhà thầu phải thi công đến đó; quá trình thi công phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 không”: Không chậm tiến độ ảnh hưởng mỹ quan và không ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân khu vực thi công công trình.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây